Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk

https://congan.daklak.gov.vn

Đắk Lắk: Đẩy nhanh tiến độ về đích Đề án xây tặng 4.285 căn nhà cho hộ nghèo

Chiều 29/7, thửa ủy quyền của UBND tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng trực thuộc được giao nhiệm vụ, đại diện chỉ Ban Chỉ huy Công an các xã có triển khai đề án và các nhà thầu thi công, nhà cung ứng vật liệu xây dựng.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau hơn 4 tháng triển khai đề án, trên địa bàn toàn tỉnh đã khởi công xây dựng 4.268/4.285 căn nhà (đạt 99,6%); hoàn thành và bàn giao 2.605 (đạt 60,7%) căn nhà cho người dân sử dụng. Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhận bàn giao và phân khai tổng kinh phí triển khai đề án là 342 tỷ 800 triệu đồng/4285 căn nhà, tương ứng mỗi căn nhà là 80 triệu đồng bằng 100% kinh phí thực hiện dự án. Hội nghị cũng đánh giá, sau hơn 04 tháng, bên cạnh những thuận lợi còn có nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện, chưa đảm bảo chỉ tiêu, tiến độ đề ra. Nếu các đơn vị và nhà thầu không nghiêm túc, quyết liệt thực hiện sẽ không đảm bảo tiến độ hoàn thành xây dựng, bàn giao và đưa vào sử dụng 4.285 căn nhà cho các hộ dân vào thời điểm trước ngày 15/8/2025.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị được phân công theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương tham mưu, đề xuất tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ; đôn đốc các nhà nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và bàn giao cho người dân sử dụng đối với những căn nhà đã và đang khởi công. Đồng thời, tổ chức khởi công toàn bộ những căn nhà đủ điều kiện còn lại trước ngày 04/8/2025; Ban Chỉ huy Công an xã, phường phải thường xuyên có mặt tại địa bàn, theo dõi sát việc thi công, nắm bắt khó khăn, vướng mắc về nguyên vật liệu, tiến độ thi công để trao đổi kịp thời với các đơn vị tham mưu tìm cách tháo gỡ, xử lý.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Riêng đối với các nhà thầu, đơn vị thi công, cung ứng vật liệu, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cần xác định rõ đây là công trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo ổn định cuộc sống nên cần cần tập trung bố trí nhân công, phương tiện kỹ thuật, máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu một cách khoa học phục vụ triển khai xây dựng nhà đồng loạt trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra. Đặc biệt, đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện giao thông đi lại khó khăn phải có phương án di chuyển và bố trí nhân lực hợp lý đảm bảo hoàn thành Đề án theo đúng tiến độ đã được giao./.

Tác giả: Ban biên tập

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây